Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

主要プロジェクトの加速に向けた抜本的な取り組み


3月2日に、省人民委員会のCao Tien Dung委員長は、省での主要プロジェクトの実施進捗状況に関する報告を受けるために、各省庁、部門、支部、および地方自治体との会議を行いました。会議に参加したのは、省人民委員会のThai Bao副委員長、Vo Tan Duc副委員長、Vo Van Phi副委員長、Nguyen Thi Hoang副委員長でした。

10.03.2021.15.jpg
             省人民委員会のCao Tien Dung委員長が会議で発表しています

省建設投資プロジェクト管理委員会の報告によると、省の主要プロジェクトについては、現在、Huong Lo2道路(第1段階の最初区間)、Vam Cai Sut橋、Bien Hoa氏にあるNguyen Huu Canお寺の改修・拡大、Xuan Loc県及びDinh Quan県を通る763号道路の改造、Thu Bien陸橋からVinh Cuu県の767号道路までの768号道路の区間の5つのプロジェクトが着工されました。これらのプロジェクトについては、着工されたものの、現在、土地買取が未完了であるため、建設プロセスが困難になっています。

Bien Hoa市の中央幹線道路(Thong Nhat橋と両側の道路)の建設、Cai川沿い道路(Ha HuyGiap通りからTranQuoc Toan通りまで)、Hoa An橋からBinh Duong省まで及びHoa An橋からGhenh橋までのDong Nai川沿い道路、Phuoc An港に接続する道路(319号線の交差点からBen LucLong Thanh高速道路の交差点まで)の残りのプロジェクトには現在、プロジェクトへの投資手続きを実施していいます。その中で、Bien Hoa市の中央道路とカイ川沿いの道路の2つのプロジェクトは、2021年後半から2022年初頭に着工される予定です。

会議で、省人民委員会のCao Tien Dung委員長は、各地方自治体および関連部門は努力したが、主要プロジェクトの実施はまだ具体的な進展を上げていないと述べました。したがって、今後はプロジェクトの実施、担当者の責任分担、および各プロジェクトの進捗への直接責任の決定に重点を置く必要があります。発生した問題を適時に解決するために、人民委員会に迅速に報告する事hが要求されています。

Bien Hoa市だけでも多くの重要なプロジェクトが集まり、Huong Lo2道路とVam Cai Sut橋の2つのプロジェクトの土地買取に集中する必要があります。同時に、再定住地の建設を早めに推進する必要があります。再定住地が出来なければ、プロジェクトの実施も開始できないためです。土地の買取では、人々への補償金の支払いと支援を素早く行う必要があります
                                                         Phan Anh
サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60