Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ビエンホア排水および廃水処理システム技術を確認する

それは、ビエンホア市の排水・廃水処理システムプロジェクトに関する日本国際協力庁(JICA)との最近の会合における省の指導者の意見です。 そのため、当初の計画は長い間実施されてきたため、廃水処理技術として見直す必要があり、世界にも多くの先進的な処理技術ユニットが関心を持っています。

02.12.2020.6.jpg
 プロジェクトのポンプステーションNo.1は、省の資金源から投資されています。 このポンプステーションは、収集された水を処理するためのプロジェクトに接続するのをまだ待っています。

外資を待っている国内資本

当初の計画によると、ビエンホア市下水道および廃水処理プロジェクトの第1フェーズの総投資額は6.6VNDを超え、そのうちODAローンは5.3VNDを超えています。 VNDと州人民委員会の相互資本は1.2VND以上です。 プロジェクトは2016年から2026年の期間に実施されます。 フェーズ1では、プロジェクトは120km以上のパイプラインと39,000 m3 /日の容量を持つ1つの廃水処理ステーションを建設します。

これまで、補償、平準化、フェンスの建設、廃水処理ステーションのガードハウス、ポンプステーションNo. 1など、省のカウンターパート基金の下で多くの項目が実施されてきました。

特には、ODA資本の項目については、2019年に、省建設投資プロジェクト管理課は、以下を含むパッケージ1(コンサルティング)の入札書類の草案も完成させました。 詳細-コスト見積もり。 プロジェクトの入札サポートと建設監督。 ただし、Jica側は、エージェントオレンジ(ダイオキシン)がプロジェクトに与える影響を懸念しているため、コンサルタントを選任して実施を継続することはできません。 この点で、ドンナイと日本大使館は多くの交流を交わしており、省はプロジェクトエリアがダイオキシンで汚染されておらず、建設は安全であると約束しているが、日本側はそうではない。 次のステップを踏むことに合意があります

省の指導者によると、このプロジェクトは可能な限り迅速に実施されるべきである。 ドンナイは、長い間それを追求し、実装したいと思っていましたが、要求に比べて実装が遅いです。 ビエンホア市は多くの区間やルートでサイトクリアランス作業を展開・完了していますが、それでも合意がない場合は延期されます。 監視対象の土地と水源が技術仕様を満たしているため、ドンナイ側の工事は安全に取り組んでいます。 さらに、プロジェクトエリアでは、省の他の多くのインフラストラクチャプロジェクトが長年にわたって実施されてきました。

処理の技術のレビュー

省の指導者によると、項目は省の相互資本によって行われているが、彼らはさらなる実施を待つことができず、したがって予算を浪費している。 構築されたアイテムは接続できず、効果的に動作しません。 また、プロジェクトは非常に重要であるため、ドンナイは、ODAローン項目の建設が実行できない場合に、国内資本を動員して実施するための緊急時対応計画も持っています。

資金調達に積極的に取り組むことに加えて、長年の後に廃水処理技術は多くの変化を遂げているため、プロジェクトの技術を見直す必要もあります。 最近では、日本からのユニットを含め、多くの機関が都市廃水処理のためのサービス提供と最新技術に関する省の問題を学び、提起するようになりました。 したがって、意見を協議した後、ドンナイは、政府、省庁に報告するための資金源の選択および処理技術を含む、これらすべてのプロジェクトを検討します。 上記の観点の関連するブランチです。

                                                         Nam Vu

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60