Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ロックアン-ビンソン再定住地域は、二回の砕石の舗装を続いていました


ロックアン-ビンソン 再定住地域の技術インフラシステムのコンポーネントプロジェクトの進捗状況レポートによるとは、5つの優先入札パッケージ(境界外の排水システムの建設パッケージと4つのルートの4つのパッケージ) 幹線道路)は建設中です

 

16.07.2020-3.1.jpg

 

 ロックアン・ビンソン再定住地域の概要
具体的には、現在まで、13、15、17、19(主要道路D1、D18、N23、N39の建設)の建設ユニットのパッケージは、路盤の圧縮と地下石の精練を実施し続けています( クラス2); 型枠の加工とマンホールの補強、マンホールのコンクリート; 雨水排水管を設置するために土壌を掘り、請負業者はカルバートD18、N23、N39の鋳造を同時に実施し、ボックスカルバートの配備設置、N23ルート上の円形カルバート(64の燃焼カルバートが完成しました。 3x3m-1,2m /燃焼ボックス; 22 D1800-3m /燃焼カルバート、N39ルート(約700mの円形下水道、100mボックスカルバートを完了)、D18ルートにカルバートの設置を開始しています。(24m円形下水道のインストールを完了)
16.07.2020-3.2.jpg
 労働者は主な道路に排水システムを構築しています
パッケージ11(オンクエという泉への排水ルート)の場合、請負業者は、第三国定住エリアのセクションのコンクリート水門の建設を行います。
2020年6月15日の廃水処理ステーションプロジェクトでは、ドンナイ人民委員会の委員長が決定番号2001 / QD-UBNDを発行し、建設図面の設計-廃水処理ステーションの建設にかかる建設費の見積もりを承認しました。総建設費概算の評価と承認を提出する際に、コンサルティングユニットは建設省のコメントに従って事前に検討されている省の建設投資プロジェクトの管理委員会のコメントに従ってプロジェクトの総費用概算を調整しました。 建設省に提出するときです
16.07.2020-3.3.jpg
 幹線道路の下水道システムが建設中です
電気システム、照明システム、給水システムの12のエリアとパッケージの建設のために請負業者を選択するための請負業者の選択州建設投資プロジェクト管理機関が入札を開始し、一式文書を検討しています
                                                                      Khac Gioi - Hoang Quy

 

 

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60