Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh空港プロジェクト:土地引渡しが優先される5つの地域

4月13日、省人民委員会のCao Tien Dung委員長、Vo Tan Duc副委員長、交通運輸局のLe Anh Tuan副局長はLong Thanh空港プロジェクト管理委員会、Long Thanh県人民委員会との会議を開催し、Long Thanh国際空港プロジェクトの土地買取及び再定住地の建設の状況を現地で確認しました。

13.04.8.1.jpg

省人民委員会のCaoTienDung委員長(発表者)と交通運輸局のLe Anh Tuan副局長が、

Long Thanh県人民委員会及びLong Thanh空港プロジェクト管理委員会との会議を主催してます

 

Long Thanh空港プロジェクト管理委員会の報告によると、Long Thanh県は80%の面積を引渡したが、土地の買取が完了しておらず、いくつかの世帯が残っています。これは、プロジェクトの整地工事をはじめ全体の工事進捗に影響を与えています。


 13.04.8.2.jpg

Long Thanh県人民委員長は、LongThanh空港プロジェクトの

土地買取及び再定住の建設の進捗状況を報告しています。


進歩を確実にするために、最近、ベトナム空港公社(ACV)、Long Thanh空港プロジェクト管理委員会および業者は、現場調査を行い土地の買取が優先する必要な場所をLong Thanh県人民委員会に提案しました。具体的には、空港の建設中の旅客ターミナルは、第3エリアと第4エリアを優先必要があります。土地を確保するためのこれらの2つのエリアは利用できません。 また、第141718エリアも優先する必要があり、旅客ターミナルエリアの整地工事の際に利用できる土地を保管するエリアです。したがって、Long Thanh県は業者への土地の引き渡しを優先する必要な5場所があります。

 13.04.8.3.jpg

ACVの副社長・Long Thanh空港プロジェクト管理委員長であるDo Tat Binh氏は、

建設の進捗状況と土地に関する困難について報告しています。


交通運輸省のLe Anh Tuan大臣によると、このプロジェクトの進捗は非常に緊急であるため、Long Thanhは残りの土地の買取を加速し、ACVによって決定された5つのエリアを引き渡す必要があります。

Long Thanh県人民委員会によると、これまでのところ、Long Thanh空港プロジェクトの第1段階の合計2.5千ヘクタール(空港建設用の1,810ヘクタールと確保エリアの722ヘクタールを含む)のうち、2.1千ヘクタール以上が引き渡されました。Long Thanh県人民委員会の計画によると、優先地域も間もなく投資家に引き渡される予定です。

 13.04.8.4.jpg

省人民委員会のVo Tan Duc副委員長は土地が買取される世帯を訪問しています。

 

現場において、省人民委員長は、Long T​hanh空港プロジェクト管理委員会によって提案された地域の引き渡しにかかる時間を短縮するための措置を引き続き講じるようLong Thanh県に要請しました。Long Thanh県は、土地の引き渡しを加速する為に、再定住地を手配する必要があります。「私はここの各世帯と話してみたら彼らは移動を同意しています。そのため、土地の引き渡しの進捗は地方自治体によるものです」と省人民委員長が発表しました。

                                                                                                  Khac Gioi


サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60