Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Long Thanh国際空港の再定住地の着工

電子情報 – 明日4月20日に、Dong Nai省建設投資管理委員会(投資家)はLong Thanh国際空港の買取、再定住地建設プロジェクトの構成プロジェクトでるLoc An・Binh Son再定住地の着工式を開催する。

 

21.04.2020-12.1.jpg

 

 Loc An・Binh Son再定住地にある工事手段
 
計画によると、D1道路、D18道路、N23道路、N39道路及びOng Que川まで排水管の5つ工事は4月中に着工される。この4つのメイン道路を完成する事により、他の工事は同時的にできる。これらの交通道路も再定住地の区画整理に繋がる。4月に着工されるこの5物件は今年10月までに完成される計画になっている。
また、Dong Naiの建設投資プロジェクト管理委員会によると、5月には他の16物件の建設入札の開始が見込まれ、特に建設や設置などの加速化が必要なのは 照明システムの設置;、電気システム(中電圧、低電圧)と変電所の設置、 再定住地全体の給水システム設置、廃水処理システム(処理能力4,000立米/日)の第1段階である。
投資家によると、再定住地では、Long Thanh県に要請されたとおりに、約700家庭や団体の住宅を手配するため、ある地域は早期完成にむけて優先する必要がある。 7月までに再定住地で家や建物の建設開始ができる見込みである
21.04.2020-12.2.jpg
 Loc An・Binh Son再定住地の小学校のマスタープラン
 
学校、保健所、市場、文化センターなどの社会施設の建設については、技術インフラ工事の着工から4ヶ月後に開始する予定である。 2020年8月に着工される見込みである。ただし、再定住地の子どもたちの学習に対応するため、早期建設が優先されるのは幼稚園1軒、小学校1軒及び中学校1軒である。計画によると、Loc An・Binh Son再定住地はLong Thanh空港の北に位置し、769号線道路に沿って、面積は282ヘクタール以上で、Loc An・Binh Son工業団地に隣接し、3つのエリアに分かれ、5,000ロット以上があり、26,500〜29,500人が入れ、Long Thanh国際空港プロジェクトの建設により土地が買い取られた人向けである。ここの住宅ロットは125㎡~250㎡で様々な広さがあり、特に庭付き屋敷は250㎡~300㎡である。第3エリアでは、80㎡のロットもある。
                                                                                             Khac Gioi

 

 

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60