Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Loc An・Binh Son再定住地における社会インフラの建設進捗の加速

​(ドンナイ省ポータルサイト)残りの工事は、Long Thanh国際空港の用地買取、補償、再定住地の建設プロジェクトに属するLoc An・Binh Son再定住地の社会インフラの構築であり、移住した世帯の生活を支援するために、2024 年の完成に向けて加速されている。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-02-26.16-20-41.jpg

Loc An・Binh Son再定住地の風景

問題を取り除く

Loc An・Binh Son再定住地域における社会インフラの構築である構成プロジェクトには、4つの幼稚園、2つの小学校、2つの中学校、1つの市場、1つの文化センター、1つの人民委員会本部を含む11件の建設物がある。現在までに、本プロジェクトでは 4 件の建設物が完了している。

残りの建設物については、2023 年に建設は継続されるものの、資本の問題により実施プロセスは多くの困難に直面していた。具体的には、本プロジェクトの資金支出期限が2022年末までしかないため、2023年には資金支出ができなかった。

同省は2023年に建設を継続しプロジェクトの進捗を確実にするため、前払い資金を調達する必要があった。.

2023年末、国会はLong Thanh空港の用地取得、補償、再定住支援プロジェクトの実施期間を2024年末まで延長する決議を可決した。同時に、プロジェクトを継続するための追加の資金源が割り当てられた。

2024年初め、Le Minh Khai副首相は社会経済回復および開発プログラムの資金計画の決定、2021年から2025年までの中央予算資本による中期公共投資計画の調整、社会経済の回復と開発プログラムに基づくプロジェクトに対する2023年の中央予算資本の見積もりと投資計画の決定に関する決定書を承認した。

このうち、Long Thanh国際空港の土地買取、補償及び再定住地の建設のために、2021年から2025年までの中期公共投資計画の中央予算源の一般積立金からさらに9,670億ドン近くがドンナイ省人民委員会に割り当てられた。

これを受けて、省人民委員会は、2021年から2025年までの中央予算資本を本プロジェクトに上記の資金で追加の中期公共投資計画に割り当てることを決定した。これにより、現在までに、Loc An・Binh Son再定住地の社会インフラの構築プロジェクトの実施過程における最大の障害は解決された。

進歩のスピードアップ

省建設投資プロジェクト管理委員会によると、3つの幼稚園と町人民委員会本部を含む4つの完成した建設物に加えて、建設業者が市場建設プロ ジェクト(パッケージ№23)の鉄骨及び床のコンクリート工事を完成した。現在、業者は2つの鉄骨を組み立て、設置のために建設現場に輸送している。省建設投資プロジェクト管理委員会は、消防設備に関連する工事を着工するための基礎として、消防システムの関係書類の修正版を完成させ、省消防警察署及び省公安署に提出した。

計画より遅れている残りの6つの建設物については、古い業者との契約を終了した後、当局は2023年に建設を継続するための新しい業者を選定した。

省建設投資プロジェクト管理委員会の副局長であるNguyen Anh Tuan氏は、2024年旧正月の連休明け2月19日(旧正月10日)からLoc An・Binh Son再定住地の社会インフラの建設プロジェクトは計画通りの進捗を確保するために、工事が再開された。​

計画により、遅れている6つの建設物のうち、5つの学校の建設は2024年の第1四半期と第2四半期の初めに完了する予定である。特に文化センターの建設は2024年2月末までに完了すると予想されている。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60