Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Dong NaiはPhan Thiet・Dau Giay高速道路の建設土地を投資家に引渡し済み


202131日にDong NaiPhan ThietDau Giay高速道路の建設土地を投資家に引渡ししました。

10.03.2021.4.1.jpg

            省人民委員会のVo Tan Duc副委員長が会議で発表しています。

 

35日、交通運輸省副大臣のNguyen Ngoc Dong氏はDong Nai省と、Phan ThietDau Giay高速道路プロジェクトの進捗を加速させるために、その実施状況及び困難や問題の取り除きについて会議を開催しました。

Phan ThietDau Giay高速道路プロジェクトが実施されるXuan Loc県、Cam My県、Thong Nhat県、Long Khanh市の4つの地域によると、建設用地の買取及び投資かへの引渡しは現時点で90%が完了しています。特にLong Khanh市は100%完了しました。現在、27世帯が補償金を受け取っておらず、そのうちXuan Loc県が11世帯、Cam My県が12世帯、Thong Nhat県が4世帯です。一部の世帯は、補償金の地価と面積計算について不満を持っています。各地方は、土地の買取を早めに完了するように解決を取り組んでいます。また、Phan ThietDau Giay高速道路の埋め戻し場が計画されている地方も、省と政府が、許可証に関連する問題を迅速に解消し、時間を短縮することを優先するよう提案した。これらの案件は主要な国家プロジェクトに関連しているため、遅れなく実施する必要があります。

さらに、各部門は交通運輸局に対し、中電圧ケーブル、低電圧ケーブル、水道、通信ケーブルの移転を早めに承認するよう要請しました。


10.03.2021.4.2.jpg

               交通運輸省副大臣のNguyen Ngoc Dong氏が会議を主催しました。

同会議で、交通運輸省のNguyen Ngoc Dong副大臣は、Dong Nai20213月中に土地の買取及び引き渡すを完了するよう要請しました。補償金について不満を持って協力していない世帯に対しては、まずに協力してもらえるように呼びかける必要があります。それでもできなければ強制措置を取る必要があります。交通運輸省は、プロジェクトの実施により移動する必要な技術インフラ工事の補償と移動を速めに実施するために政策に関連する問題を迅速に取り除くことを政府に提案していきます。

代表団との会議において、省人民委員会のVo Tan Duc副委員長は、Dong Nai20213月にPhan ThietDau Giay高速道路の土地買取の補償を完了し、20215月に電気ケーブル、水道及び通信ケーブルの移動を完了すると述べました。建設土地が引き渡される直後にプロジェクトが迅速に建設され、住民への便利な環境を作るように期待しています
                                                      Huong Giang
サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60