Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

Bao Loc・Song Mayの220kV送電ラインの設置プロジェクトの用地問題を解決

(ドンナイ省ポータルサイト)522日午後、省人民委員会のVo Van Phi副委員長は、Bao LocSong May220kV送電ラインの位置、土地利用計画の更新、用地買収の実施状況について南部電力プロジェクト管理委員会と会議を開催した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-22.16-59-57.jpg

省人民委員会のVo Van Phi副委員長が会議の締めのスピーチを行っていた。

南部電力プロジェクト管理委員会の報告書によると、上記のプロジェクトは全長117km以上で、324箇所以上の桟橋基礎位置を含み、総投資額は1兆ドン以上と見込まれている。ドンナイ省では、プロジェクトのルートが省人民委員会によって合意され、Tan Phu県、Dinh Quan県、Thong Nhat県、Trang Bom県の2030年までの土地利用計画に面積も含めて反映されている。しかし、2030年までの県レベルの土地利用計画を作成する時点では、このプロジェクトは詳細設計がなされていなかったため、土地利用計画図上で橋脚基礎を特定することが出来ていなかった。


南部電力プロジェクト管理委員会は、上記4地区の人民委員会が、土地利用計画図上の土地買収が必要となる桟橋基礎の位置の具体化を資源環境局と省人民委員会に報告し許可を取得することを勧告している。Tan Phu県、Dinh Quan県、Thong Nhat県の人民委員会は、間もなく地価を確定し、影響を受けた世帯に土地の買収通知を発行する。Trang Bom県人民委員会は、土地買収通知の発行するために、2023年の土地利用計画を2024年までに延期することを許可するよう県人民委員会に報告した。手続きが解決されるまでの間、同委員会が2024年第3四半期の通電スケジュールに間に合うよう、桟橋の基礎を建設させてもらうように各世帯に呼び掛ける。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-05-22.17-00-06.jpg

南部電力プロジェクト管理委員会の副委員長のDang Chien Thangが問題を報告していた。

上記の報告と勧告に基づき、また地元の意見交換を聞きながら、省人民委員会副委員長は、以下を指導した。資源環境局は4地区の人民委員会および南部電力プロジェクト管理委員会と調整して土地買収が必要となる桟橋基礎の位置を集計する。資源環境局は関連規制を確認し、解決策を人民委員会に勧告する。土地買収プロジェクトを省人民評議会に提出する必要がある場合は、今年7月の会議で提案できるように手続きを速やかに完了する。省人民評議会に提出する必要がない場合は、各地区の2030年までの土地利用計画に桟橋基礎の位置を追加し、それに基づき買収の手続きを進める。

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60