Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

1A道路、第3環状道路(ホーチミン市)の起工準備が出来ている。


何回も延期され後、第3環状道路(ホーチミン市)の構成プロジェクトである1A道路のTan VanNhon Trach区間の起工は当局によって決定されました。

12.01.21.jpg

第3環状道路(ホーチミン市)に属するBinh ChuanTan Van区間(16.7㎞)はBinh Duong省により建設され、使用されています。

2022年の第1四半期に起工予定

1A道路のTan VanNhon Trach区間の長さは8.75 kmで、25B省道からホーチミン市・Long ThanhDau Giay高速道路までです。起点はNhon Trachにある25B省道との交差点であり、終点はThu Duc区(ホーチミン市)にあるホーチミン市・Long ThanhDau Giay高速道路との交差点で、Dong Naiを通過する区間は6.3kmです。

この道路の規格速度が80km/hで平地のグレード道路基準に従って建設されます。 総投資額は5.3兆ドンを超え、韓国経済開発協力基金(EDCF)を通じた韓国政府からのODA融資と、ベトナム政府のカウンターパート資本が含まれています。

My Thuanプロジェクト管理委員会(交通運輸省)のDiep Bao Tuan副委員長は、20212月にMy Thuanプロジェクト管理委員会(交通運輸省)がPyunghwa Engineering Consultant Ltd(韓国)と技術設計及び入札支援の契約を締結したと述べました。その後、My Thuanプロジェクト管理委員会は、1Aプロジェクトの進捗を加速し、2021年に起工出来るように、入札業務の処理をスピードアップすようスポンサーと調整する事について、交通運輸省に文書を提出しました。

しかし、Covid-19の流行状況の客観的な影響により、申請書の提出と承認に時間がかかりました。それに加えて、1Aプロジェクトは韓国政府が(EDCFを通じて)資金を提供するODAプロジェクトであるため、計画通りに実施するためには、交通運輸省とEDCFスポンサーの両方の協力が必要です。その中で、入札に関して、建設・コンサルタント業者の入札募集書、建設・コンサルタント業務一覧、建設・コンサルタントの技術解決策の審議資料、設置・コンサルタントの計画書(案)等は交通運輸省に提出する前にEDCFの承認を得なければなりません。そのため、2021年末にプロジェクトの起工が出来ませんでした。

Diep Bao Tuan氏によると、プロジェクトの行政手順は最終段階に入っています。具体的には、My Thuanプロジェクト管理委員会は現在、コンサルタント業者選定の入札資料を審議しています。建設・施工業者選定の入札は、202112月に入札書類が発行すされる予定です。「規定によると、国際入札の場合、完了までに約2か月かかります。そのため、2月末~3月上旬に終了すると予想されています。したがって、My Thuanプロジェクト管理委員会は、20223月にプロジェクトの工事を開始する予定です」とDiep Bao Tuan氏は述べました。

 

土地の買取を早めに完了させる

1Aプロジェクトの実施計画によると、土地の買取は道路が通過する地方自治体によって実施されます。Dong Naiは、省を通過する6.3kmを建設するために、49ha以上の土地を回収し、457世帯(土地を所有しているのは378世帯、土地上の資産を所有しているのは9世帯)に影響があります。この土地面積はすべてNhon Trach県のLong Thanh町とPhu Thang町に属しています。 土地の買取に必要な金額は6500億ドン以上です。

Nhon Trach県人民委員会のNguyen Huu Thanh副委員長氏は、これまでNhon Trach県人民委員会はプロジェクト地域のすべての世帯に対しる補償と支援計画を発表しました。

計画によると、1Aプロジェクトの土地買取の資金源は、Freeland合資会社が投資家となっている住宅プロジェクトの6,340億ドン以上の土地(125ヘクタール)使用料が使用されます。したがって、プロジェクトの土地買取の資金は現在約160億ドン不足しています。これまで、Freeland合資会社は約1,850VNDの土地使用料を支払いました。

土地の買取を加速するために、Nhon Trach県人民委員会は、省人民委員会と財務局に、5,630億ドンの前払いを検討することを提案しました。

計画投資局のVo Hoang Phuong副局長は、過去にDong Nai1Aプロジェクトの土地買取を2021年~2025年段階の公共投資プロジェクトの計画に入れる予定でした。しかし、現在の進捗では、公共投資による実施はかなりの時間が掛かると判断されています。そのため、計画投資局は、省人民評議会の決議(2020124日に行われた省人民評議会の第9任期第18回会議に於いて2021年のDong Naiの土地買取の対象プロジェクト、稲作地・保護林地の土地利用目的の変更プロジェクト、規模及び実施場所が変更されるプロジェクト一覧を可決したDong Nai人民評議会の決議№24

に従って、Nhon Trach県が省人民委員会の前払い資金によって土地買取を行う事を提案しました。

省人民評議会の決議は、プロジェクトの土地買取の時間的なプレッシャーを軽減するのに役立ちます」とVo Hoang Phuong氏は述べました。

省人民委員会のVo Tan Duc副委員長によると、Dong Naiは第3環状道路(ホーチミン市)プロジェクトが迅速に実施されることを強く望んでいます。このプロジェクトは、Dong Nai地域全体の発展を支援するだけでなく、Nhon Trach県の発展を促進する役割もあります。プロジェクトの進捗を加速するために、省人民委員会のVo Tan Duc副委員長は、省人民評議会の決議による土地買取の実施に同意しました。資金に関しては、省の土地開発基金からNhon Trach県に提供されます。計画投資局は財務局と協力して、省人民委員会の党委員会が省党委員会の常任委員会に報告し、規則に従って実行するよう助言します。Nhon Trach県人民委員会は、資金申請書を速やかに省人民委員会に提出する必要があります。       

                                                                                                   Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60