Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

公共投資資本の45%近くを支払いました

12月2日、省人民委員会の副委員長であるVo Tan Ducが、2021年の公共投資資本の支払いについて、省内の省庁、地方自治体とのオンラインブリーフィングの議長を務めました。

27.12.32.jpg

省人民委員会の副委員長であるVoTan Ducが、会議の結論で発表した。


計画投資局によると、調整後の2021年の省内の総公共投資資本は24.4兆ドンを超えています。130日の時点で、ドンナイは11兆ドン近くの資本を支払い、2021年の資本計画の45%近くに達し、通年の支払いは計画の66%以上に達すると推定されています。その中で、省予算プロジェクトの平均支出率は53%以上です。計画目標に割り当てられた地区レベルの資本の平均支出率は58%以上です。一般的に、省内の公共投資資本の支出はまだ低いです。その中で、現在の省内の予算資本については、まだ資本を支払っていない5つのユニットがまだあります。

公共投資資本の支払いが遅い原因を評価し、計画投資局は、客観的に、2021年にCovid-19の流行の複雑な進展が、支払いの進捗に大きな影響を与えた。それに伴い、2021年は2021年から2025年にかけての中期公共投資資本計画を実施する年であり、資本の配分が遅く、支出額は少ない。但し、過去に公共投資資金の支払いが遅れた主な理由は、次のような主観的な理由です。投資家やコンサルティング請負業者はプロジェクト文書の作成に時間がかかります。書類の評価プロセスは要件を満たしていないため、何度も改訂する必要があります。補償、サイトクリアランスが遅い。

地方予算資本計画の90%以上に達するために公共投資資本を支出するという目標を達成するために、計画投資省は次のような多くの解決策を提案しました。Covid-19の流行を防止および制御するための対策を効果的に実施し続けます。定期的に確認し、問題や問題を迅速に検出して削除します。地域はサイトクリアランス作業をスピードアップします。会議の終わりに、省人民委員会のVo Tan Duc副委員長は、「多くの抜本的な措置が実施されたにもかかわらず、省内の公共投資資本の支出率はこれまでのところ低いままである。これは、2021年の省党委員会と省人民評議会の決議によると、達成されていない3つの目標の1つです。

2021年に公共投資資金を支出するという目標を達成するために省人民委員会の副委員長であるVo Tan Ducは、投資家と地方自治体に、進捗状況の監視と各プロジェクトの困難をタイムリーに取り除く責任のあるリーダーを任命するよう要請しました。監視に割り当てられた各プロジェクトの支払い結果は、各部門、支部、および地域のリーダーによる2021年のタスクの完了を評価するためのベースの1つです。

管轄当局は各プロジェクトの実施をレビューし、それによって投資、建設、入札手続きで問題に直面したグループを分析します。 プロジェクトチームは土地、用地のクリアランスに問題があり、プロジェクトチームはそれをタイムリーに解決するための資本と支払いの手順に問題があります。特に、投資家は、署名された契約の条件を注意深く検討して、支払いの進行を遅らせ、影響を与える請負業者やコンサルティング部門を厳密に処理する必要があります。

                                                              Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60