Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ニョンチャック3および4発電所の容量解放プロジェクトを完了

(CTT-ドンナイ) - ドンナイ市は、ドンナイ市は、ニョンチャック第 3 4 発電所プロジェクトの容量を解放するための 4 本の送電線が間もなく完成し、運転開始されるよう、障害物の除去に積極的に取り組んでいる。この発電所は、同省にあるエネルギー分野における国家重点プロジェクトである。

計画された発電プロジェクトを確実に実施することは、国家のエネルギー安全保障を確保し、資源の浪費を制限することに貢献する。

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-12 (1).jpg

省人民委員会副委員長は電力プロジェクトで商工省と協力した際に語った

1行目はほぼ完成した
 
ニョンチャック第 3 ・第 4 発電所は、エネルギー産業における国家重要プロジェクトである。 2021年から2025年にかけて南部で最大の生産能力を持つプロジェクトが稼働する。従って、このプロジェクトは地域のエネルギー安全保障と国の電力システムにとって重要な意味を持っている。

この発電所の容量を解放するには、以下を含む 4 つの変電所と送電線が必要である。ニョンチャック工業団地の 220kV 変電所と接続規模:ニョンチャック 3 発電所の 220kV 配電ヤード- マイ・スアン - キャット・ライ 支店;ニョンチャック 3 発電所の 220kV 配電ヤード - ロンタイン 500kV 変電所;ニョンチャック 4 発電所の  500kV 配電ヤード -- フーミー - ニャベへの支店。これらの路線は主にニョンチャック地区とロンタイン地区にある。4 つのプロジェクトの実施は、政府がニョンチャック地区の地方計画の調整を承認するまで待たなければならなかったために、多くの困難に直面した。土地回復と土地利用変更が必要なプロジェクトのリストを承認のために省人民評議会に提出する。土地を引き渡すために人々を動員する。

11月6日のオンライン会議で産業貿易省との会談で、省人民委員会のボー・ヴァン・ピ副委員長は次のように述べた。前述の 4 つのプロジェクトのうち、敷地を引き渡すために人々を動員し、15/15 か所の建設を完了したプロジェクトがある。ワイヤーを引っ張って電源を入れている。それがニョンチャック4発電所の500kV 配電ヤード ~フーミー~ニャベ支店プロジェクトである。

ニョンチャック 3 および 4 発電所プロジェクトの容量は 1.5 ~ 1.6 千 MW で、総投資額は約 14 億ドルである。プロジェクトが稼働すると、年間約 90 億 kWh の電力が国の送電網システムに供給される。
 
残りのプロジェクトについては、県はニョンチャック地区に対し、建設のために敷地を投資家に引き渡すよう人々を動員し続けること及び土地利用計画・計画に補償や敷地更地(サイトクリアランス)を実施するための根拠を追加するよう指示した。

南部電力プロジェクト管理委員会のチュオン・フ・タン局長は、省人民委員会がニョンチャックとロンタインの2地区に対し、、土地撤去補償手続きを緊急に実施するよう指示することを検討するとともに、建設投資を促進するための世帯の同意を広めて動員することを検討するよう提案した。
 
特に、ニョンチャック地区は用地撤去補償手続きを緊急に実施し、2024年11月に残りの3プロジェクトの具体的な土地価格を承認する。ポールの建設とロープの牽引のために現場を引き渡すために人を動員する。投資家にプロジェクトの建設を実行させることに同意するよう人々を動員することが優先され、2024年第4四半期には電力供給のための15本中15本の柱の建設が完了し、ニョンチャック4発電所の容量を解放することができる。
 
ロンタイン地区については、 ニョンチャック 3 発電所の 500kV 配電ヤード- ロンタイン500kV変電所の2021年から2030年までの地区の土地利用計画を更新する。同時に、復興プロジェクトのリストとプロジェクトの2025年までの土地利用計画を登録する。

cee598e3233bc078469434166d929839-2024-11-21.09-29-19.jpg

ニョンチャック4発電所500kV送電線プロジェクト~フーミー~ニャベ支線の電線牽引

プロジェクト現場のクリアランスに重点を置く
 
現在、省内の電力供給は懸念されていないが、最近の送電線の整備の遅れにより、一部の地域では全負荷および局所的な電力不足が発生し、省の経済発展と投資誘致に影響を及ぼしている。

上記の状況を克服し、同時に地域の増大する負荷需要に応えるため、南部電力プロジェクト管理委員会は今後も高電圧電力プロジェクトの展開と完了を継続していく。同部は、省人民委員会に対し、電力プロジェクト、特に発電所の容量を解放する4つのプロジェクトの用地撤去に対する補償の指示に注意を払うよう提案した。今年完了しないプロジェクトについては、地方自治体が 2025 年の土地利用計画を進めるために登録する必要がある。

省人民委員会のボー・ヴァン・ピ副委員長は下記のように述べた。これまでに、ニョンチャック 3 および 4 発電所の容量を解放するための 4 件の送電プロジェクトが、2024 年の土地取得プロジェクトおよび土地利用変更目的のリストとして省人民評議会によって承認されている。省人民委員会は、ニョンチャック地区に土地利用計画の追加書類を早急に完成させるよう指示した。省がこの計画を承認した後、地元は投資家に敷地を引き渡すための土地回復と用地撤去補償の実施に重点を置くことになる
 
11月6日、グエン・ホン・ディエン産業貿易大臣はドンナイ省および関連部門とオンラインで会議し、電所プロジェクトは発電試験を行っており、6か月以内に商用電力を発電する予定だが、プロジェクトの容量解放に向けた作業はまだ遅れていると述べた。これは南部の電力供給と全国の送電網システムに影響を与え、計画通りに運用されなければ投資資源を無駄にする。
 
産業貿易大臣は、建設用地を投資家に引き渡すための用地撤去補償の実施を加速するよう同省に要請した。同時に、計画と土地利用計画の問題の解決にも注意を払う。建設現場を引き渡し、ロープを引くよう人々を宣伝し、動員するよう地元に指示する。​

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60