Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

ホーチミン市の 環状道路3号線の建設のための実施計画に署名する

最近、 ホーチミン市の 環状道路3号線,4号線のプロジェクトの準備を実施するための会議がありました。式典には、運輸通信省、中央省庁、支部、およびホーチミン市、ビンズオン、ドンナイ、ロンアンなどの地方自治体の指導者が出席しました。ドンナイ省側では、会議に出席したのは州人民委員会のグエン・ティ・ホアン副委員長でした。

14.7.11.jpg

4つの地域のリーダーが規制に署名し、ホーチミン市の 環状道路3号線のプロジェクトを実施する計画を立てています.

 

ホーチミン市交通運輸省は、「国会が616日にホーチミン市の 環状道路3号線のプロジェクトを建設するための投資政策を承認した直後に、ホーチミン市は地方自治体と協力して、地方の能力の範囲内で次のタスクを行う。政府の指示によると、地方自治体は、以前に計画されていた2023年末までではなく、20236月にプロジェクトを開始しようとして、進捗を加速している。提案された計画によれば、20227月、政府は国会の決議を実施する決議を発表した。 202210月にサイトの引き渡しを開始し、2023年末までに、サイトの少なくとも70%が引き渡される予定です。 プロジェクトの実施期間は36か月であり、プロジェクトは交通への全ルートを開通し、基本的に202510月に高速道路を完成させ、2026年にプロジェクト全体を完成させることを目的としている。


交通運輸省の副大臣のLeDinhThoによると、環状道路3-ホーチミン市を建設するための投資プロジェクトは、実施期間が非常に短い大規模なプロジェクトであるため、地方自治体はいくつかの作業を並行して実施する必要があります。 公布のために政府に提出している間、他のタスクは並行して行われなければなりません。 最も難しいのはクリアランス作業であり、これは迅速かつ確実に行う必要があります。 確かに、建設を開始する時点で、プロジェクト管理委員会が建設を実施するための地面の70%が必要です。


国会で承認されたプロジェクトの投資政策決議によると、ホーチミン市の 環状道路3号線を建設するための投資プロジェクトは、Ho Chi Minh市、Binh DuongDong Nai, Long An4つの地域を通過し、全長76kmを超え, 省を通過する区間の長さは11km以上あります。プロジェクトは、公共投資の形で8つのコンポーネントプロジェクトに分割されます。プロジェクトの総投資額は75,000億ドン以上です。また、会議では、Ho Chi Minh市、Binh DuongDong Nai, Long An4つの地域の指導者が進捗を確実にするために、ホーチミン市の 環状道路3号線プロジェクトを実施するための決定とコンセンサスを実施するために規制と実施計画に署名しました。

                                                              Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60