Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

2025年にロンタイン空港が完成

(CTT-ドンナイ) - 123日、ファム・ミン・チン首相は政府代表団を率いて、ロンタイン国際空港プロジェクトの実際の進捗状況を視察し、実施部門と協力した。この作業部会には、チャン・ホン・ハ副首相とホー・ドゥク・フック副首相、中央省庁の指導者らも参加した。ドンナイ省側からは、省党委員会副書記と省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長が作業部会に参加した。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-06.jpg

ファム・ミン・チン首相は作業セッションでロンタイン空港プロジェクトの進捗状況について語った。

ベトナム空港公社(ACV)は会議で、コンポーネント3プロジェクトについては、現在まで基本的に土地はドンナイ省から完全に引き渡されていると述べた。請負業者とのパートナーシップにより、プロジェクトの入札パッケージを実行するために 7,000 人近くの人員と 3,000 台近くの機器が動員されました。特に、パッケージ 5.10 - 旅客ターミナル設備の建設と設置では、請負業者のパートナーシップにより、1、2、3、4 階のすべての鉄筋コンクリート柱と床梁、および屋根支柱が完成しました。現在、契約スケジュールに従って伸縮橋の完成・建設と機械加工、廊下階段の設置、屋根鉄骨造の建立作業が進められている。予想通り、建設部分全体は2025年12月までに完了し、並行して2026年初めから完成、機器の設置、システムの接続、試運転と試運転の作業が行われ、2026年9月までに完了するよう努める。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-55.jpg

ファム・ミン・チン首相は、ロンタイン空港を結ぶ2つの交通路の建設進捗状況を視察した。

パッケージ 4.6 - 空港工事では、ACV は建設部門に対し、契約の予定より 3 か月早い 2025 年 4 月 30 日までに滑走路を完成させ、技術的に開発するよう指示することを決意している。

2 つの交通ルートを接続する建設パッケージでは、請負業者コンソーシアムも一連の建設ステップを実施しており、現在、建設の進捗が保証されている。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-29.jpg

省人民委員会のヴォー・タン・ドゥク委員長が会議で報告した。

ドンナイ省に関しては、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長は、同省はロンタイン空港に接続する交通インフラシステムへの投資に重点を置いていると述べた。同時に、ロンタイン空港の都市計画工事を実施し、プロジェクトの開発メリットを最大限に活用する.

会議の終わりに、ファム・ミン・チン首相はプロジェクト実施の進捗状況を評価し、多くの非常に前向きな成果を上げたと述べた。全体として、プロジェクト全体は大量の作業を完了し、プロジェクトの形がますます明確になってきました。多くの入札パッケージ、特にコンポーネント プロジェクト 2 と 3 が予定より前倒しされている。


378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-12-03.16-25-20.jpg

ファム・ミン・チン首相は、建設現場の建設部隊の士気を高めるために贈り物を贈りました。

これからの時代、「明確な人材、明確な仕事、明確な時間、明確な責任、明確な製品」の精神に基づき、適切なタイミングでの時間、知性、決断力が成功の要因であり、首相はすべての作業を事前に完了することを要求する。遅れた進捗状況を取り戻すために、ロンタイン空港は2025年12月31日までに運用を開始し、2026年2月28日までに運用を開始するため、これ以上の遅延はあり得ません。

ロンタイン空港の第2滑走路建設への投資実施に向けて、ファム・ミン・チン首相は関連部門に対し、2024年12月に投資手続きを完了し、2025年1月に建設を開始するよう要請した。同時に、ロンタイン空港プロジェクト第2期建設への投資を早急に準備する。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60