Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

2 つの主要な国家交通プロジェクトの用地整理の進捗を加速することに重点を置く

(CTT-ドンナイ) - 813日、省党委員会副書記兼省人民委員会委員長代理のヴォー・タン・ドゥク氏は、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトと環状3号線~ホーチミン市プロジェクトの補償と用地許可に関する進捗報告を聞く為に各省との議長を務めた。

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-08-14.08-49-34.jpg

省党委員会副書記兼省人民委員会委員長代理のヴォー・タン・ドゥク氏が会議を締めくくるスピーチを行った。


ロンタイン地区人民委員会によると、ビエンホア〜ブンタウ間高速道路プロジェクトでは、ロンタイン地区を通過する区間で、回収しなければならない土地の総面積は290ヘクタール以上、2,778件となっている。ロンタイン区はこれまでに、総面積約161ヘクタール、回復が必要な総面積の約66%に及ぶ1,844件の補償・支援計画を承認した。ロンタイン地区は122ヘクタール以上を投資家に引き渡し、そのうちコンポーネントプロジェクト1は36ヘクタール以上、コンポーネントプロジェクト2は86ヘクタール近くを引き渡した。

ビエンホア市を通る区間では、回復が必要な土地の総面積は 1,125 区画、59 ヘクタール以上になります。現在までにビエンホア市は、回復が必要な土地面積の約63%に相当する36ヘクタール以上の面積に対する補償および支援計画を承認した。現場では、ビエンホア市もプロジェクト建設のために21ヘクタール以上を投資家に引き渡しており、引き渡される総土地面積の約36%に達する。

構成プロジェクト 4 の環状道路 3 プロジェクト - ホーチミン市、ニョンチャック地区人民委員会は、回復が必要な総土地面積は 798 世帯および個人の約 65 ヘクタールであると述べた。現在までに、ニョンチャック地区はすべての事件に対する補償と支援計画の承認を完了している。土地の引き渡しに関して、地元は49ヘクタール以上の面積を投資家に一時的に引き渡しており、引き渡される総土地面積の76%近くに達している。

会議の終わりに、省人民委員会のボー・タン・ドゥク委員長代理は、下記のように判断した。同省を通るビエンホア~ブンタウ高速道路と環状3号線~ホーチミン市区間の2つのプロジェクトの用地整理作業の進捗は非常に遅い。ビエンホア-ブンタウ高速道路プロジェクトに関しては、同省は政府に約束していた用地引き渡しの「約束を二度怠った」。

従って、関係部門は今後、首相が提唱した「ただ仕事をし、後戻りはしない」という精神を徹底して業務を遂行しなければならない。
特に、ビエンホア~ブンタウ高速道路プロジェクトの残りの案件に対する補償と支援計画の承認は、8月30日までに完了する必要がある。同時に、敷地の引き渡しに向けた人の動員を強化する。
ビエンホア市とロンタイン地区は、人々の再定住を手配するための再定住地域の建設の進捗を加速させた。産業貿易省は、プロジェクト建設に役立つ技術インフラストラクチャ システムの移転を実施するよう地方自治体を指導している。
環状 3 号線プロジェクト - ホーチミン市ニョンチャック地区は、2024 年 8 月に用地の引き渡しを完了する必要がある。
「関連部門は、省内の2つの重要な国家プロジェクトの用地撤去を完全に処理することに集中しなければならない」 - 省人民委員会委員長代理のVo Tan Duc氏は要請した。

著者: Vinh Quang

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60