Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

14億ドルの電力プロジェクトの障害を取り除く

(CTT-ドンナイ) - 2024 年に、ニョンチャック発電所プロジェクトが​商用電力を生成する予定です。然し、アイテムを実装するための土地資金、送電線、電力購入価格は依然として困難に直面しています。​

378d7da7db0298ddba72f08eab830f7c-2024-01-31.19-14-38.jpg

ニョンチャック3および4発電所プロジェクトが建設中

土地、計画、電力価格などの問題解決は今喫緊の課題となっている。ニョンチャック 3 および 4発電所は、投資方針が首相によって承認されて

いる重要な国家エネルギープロジェクトである。計画によると、これらのプロジェクトはそれぞれ2024年11月と2025年5月に商用電力を発電する予定だ。 現在、プロジェクトは作業量の約 75% を実行していますが、依然として多くの困難な問題が残されています。

ニョンチャック3および4発電所プロジェクトの総面積は約48ヘクタールで、現在、投資家には約11ヘクタールの土地が直接割り当てられており、さらに30ヘクタールの割り当てを求めているが、残りの土地のクリアランスは完了していない。

現在、上記の 2 つのプロジェクトは、政府および電源計画 VIII に基づいて建設の進捗状況を注意深く追跡しています。然し 、多くの障害があるため、商用発電が遅くなり、企業の投資リソースやクリーンな電源が無駄になるリスクがある。

産業貿易省のタイ・タイン・フォン副局長は次のように述べた。ニョンチャック3および4発電所は、同省内に位置するベトナム初のLNG燃料を使用した発電プロジェクトであり、同省および地域の電源確保に貢献している。然し、これらのプロジェクトは、土地の割り当てや建設のための土地の賃貸借などで困難に直面している。工業団地のインフラレンタル価格と電力購入価格を交渉します。これらの問題の解決が遅れるほど、プロジェクトの効率への影響が大きくなり、電力が無駄になり、電力が生成されない場合の運用コストが増加する。

配電を担当する単位について、国立送電公社の代表者は次のように述べた。現在、4本の電力接続線は投資方針として承認されておらず、投資家の承認も得られていない。一方、ニョンチャック3発電所の初発電(2024年5月9日)までは5か月足らず、正式な商業運転(2024年11月15日)までは約10か月となっている。従って、リスクが高いと、プロジェクトのキャパシティ解放の進捗が保証されません。これには政府と投資家のさらなる積極性が必要である。

省人民委員会のボー・ヴァン・ピ副委員長は次のように述べた。これは国のエネルギー確保に貢献する重要な国家プロジェクトであり、州としては早期の事業化を強く望んでいる。最近、省は発生している問題を解決するために関係者との会議を何度も開催した。同時に、同州は政府に対して、送電網インフラの展開を促進するためにニョンチャック新都市地域の現地計画の調整を許可するよう勧告している。しかし、その実施プロセスには、計画、土地割り当て、用地整理に関連する問題が依然として残されている。

省指導者らは、天然資源環境省に対し、土地割り当て計画(第2段階での30ヘクタールの土地を電力プロジェクトの投資家または工業団地のインフラ事業部門に直接割り当てる)について省人民委員会に緊急に助言するよう要請した。これに基づいて、省人民委員会党委員会は検討と決定のために省党委員会常務委員会の意見を求める。迅速で法的規制を満たす解決策が優先される。

インフラのレンタル費用については、ティンギアコーポレーション株式会社と太陽光発電は企業と国家の利益を調和させて価格に合意すべきである。この料金が合意されると、電力プロジェクトの投資家は、プロジェクト建設資材の輸送、工場冷却水排出下水道の建設、工業団地を通る送電網の建設のプロセスにおいて有利な条件を得ることができる。

著者: Phan Anh

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60