Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

快速移交江田110kV电力工程场地

TTĐT –于3月4日,同奈省人民委员会副主席阮国雄已跟各厅、部门、相关当地政府、单位开会讨论投资江田110kV变电站工程和连接线路的进度

 

06.03.2020-2.1.jpg

 

 省级人民委员会副主席阮国雄主持会议
 
在会议上,南部电力项目管委会 (属于南部电力总公司)表示,在投资江田110kV变电站和连接线路工程过程中遇到的困难,至今仍未完成解决平面清空以施工完毕工程。具体,在庄崩县还有9个民户 (2个柱基础位置,7个走廊户);边和市境内有6个柱基础位置和25/70个走廊户。据工程越过的一些地方,延迟清空平面的原因是一些民户不同意赔偿价格。南部电力项目管委会还表示,目前正在审查批准建设投标资料和安装其余工程量,预计2020年5月将由新的建设安装承包商开展施工。
在会议上的结论,省级人民委员会副主席阮国雄已要求2个地方快速执行赔偿工作以移交平面场地给业主施工工程。省级领导也要求南部电力项目管委会配合相关部门按项目的进度执行。
得知,此电力工程为了符合江田工业区和附近区域的负载需求,改善电力质量和减少电网上的损失,符合负荷需求以发展庄崩县和边和市的经济-社会。
                                                                                           Thuy Duong

 

 

サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60