Dong Nai省人民委員会

https://dongnai.gov.vn

11月のDauGiay高速道路プロジェクトのサイトクリアランスの完了

11月3日、省人民委員会の副委員長であるVo Tan Ducが部門、支部、Thang Longプロジェクト管理委員会(交通運輸省)、およびXuan Loc、Thong Nhat、CamMyなどの地区とのPhan Thiet-DauGiay高速道路プロジェクトのサイトクリアランスの進捗状況に関する現実検査会を行った

​​

12.11.12.jpg 
 

省人民委員会の副委員長であるVoTanDucが会議で講演しました。


タンロンプロジェクト管理委員会により、Phan Thiet-Dau Giay高速道路プロジェクト、ドンナイ県を通過する区間の長さは51km以上です。プロジェクトを実施するために、ドンナイは、1,239世帯と8つ組織の使用権に属する431ヘクタール以上の土地の面積を回収するべきである。これまで、省を通過しているプロジェクト全体が、トンニャット、スアンロク、カムマイを含む3つの地区の11世帯のみが、補償金の受け取りと土地の引き渡しにまだ同意していません。

タンロンプロジェクト管理委員会によると、017年から2020年の期間に南北ルートに多数の高速道路セクションを建設するための投資プロジェクト全体において、ドンナイは現在、大量のサイトクリアランス作業を完了しました。サイトクリアランスのために完了していない残りの領域は大きくありません。ただし、このエリアは交差点や陸橋エリアに位置しているため、工事に大きな影響を与えます。それで、省はまた、地域が進行をスピードアップして、サイトクリアランス全体をすぐに完成させることを望んでいます。

それに伴い、Tháng プロジェクト管理委員会は、電力網、排水システム、電気通信システムなどの技術インフラストラクチャー工事の移転をまもなく完了するよう指示する省人民委員会を提案しました。特に、す高架道路の建設に役立つためにすぐに以記の通りXuan Loc 地区の3つのポイントに電力網システムを移転します。省道765の高架交差点、スアンタムの国道1号線との交差点及びスアンタム-トランタオとの交差点。

12.11.12.2.jpg

省人民委員会のVoTan Duc副委員長と代表団は、CamMy地域の未完成のサイトクリアランス作業を検査します。


会議の締めくくりとして、州人民委員会のVo Tan Duc副委員長は、「ドンナイは多くの努力を払い、Phan Thiet-Dau Giay高速道路プロジェクトのサイトクリアランスで良い結果を達成しました。残りの世帯とともに、地方自治体もまた、クリアランス作業を完了するための手続きを緊急に完了している。1か月足らずで、さらに5世帯がお金を受け取り、敷地を引き渡しました。地方自治体、部門、および機関は、建設に役立つインフラストラクチャシステムの移転をスピードアップします。ドンナイの目標は、202111月にプロジェクト全体のサイトクリアランスを完了することです。」と述べた。

投資家はまた、建設の進捗を加速するために、請負業者に人材とバイクに集中するように促す必要があります。

以前、代表団は、トンニャット、カムマイ、スアンロクの各地区で、Phan Thiet-Dau Giay高速道路プロジェクトのサイトクリアランス作業をまだ完了していない4つのポイントの物理的検査を実施しました。

                                                               Vi Quan


サイトを利用していません, クリックしてログイン状態を維持. タイムアウト: 60